\paragraph{Luned\`i 5 Aprile (1 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Analisi delle specifiche del progetto.
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 8 Aprile (2 ore)}: 
\begin{itemize}
 \item Scelta processo di sviluppo (OpenUP).
 \item Pianificazione delle attivit\`a future.
 \item Discussione preliminare riguardante i casi d'uso.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 9 Aprile (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Consultazione documentazione su FP
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 10 Aprile (4 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Impostazione parametri di COCOMO
 \item Calcolo function point con l'applicazione COCOMO II.2000
\end{itemize}

\paragraph{Sabato 11 Aprile (3 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Riassunto documentazione su FP
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 14 Aprile (2 ore)}:
\begin{itemize}
\item Inizio effettivo del progetto
\item Discussione riguardante i casi d'uso.
\item Applicazione dei Function Point ai casi d'uso discussi.
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 16 Aprile (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Definizione tempistiche e scadenze per le fasi del progetto
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 30 Aprile (4 ora)}:%32	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Revisione degli ILF ed EIF.
 \item Chiusura della prima iterazione. 
 \item Assegnazione compiti individuali.
\end{itemize}
		
\paragraph{Marted\`i 5 Maggio (3 ora)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione dei requisiti del sistema.
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
\end{itemize}
		
\paragraph{Mercoled\`i 6 Maggio (3 ora)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 7 Maggio (8 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Revisione degli ILF ed EIF.
 \item Chiusura della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 8 Maggio (7 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Revisione e scrittura dei casi d'uso.
 \item Revisione degli ILF ed EIF.
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 11 Maggio (8 ore)}:	
\begin{itemize}
 \item Chiusura della terza iterazione.
 \item Fine prima fase.
 \item Creazione dello SVN mediante Google Code.
 \item Realizzazione dei diagrammi robusti delle tre iterazioni. 
\end{itemize}
		
\paragraph{Gioved\`i 21 Maggio (6 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi robusti delle tre iterazioni. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 22 Maggio (7 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi di sequenza riguardante la prima iterazione.
\end{itemize}
 
\paragraph{Mercoled\`i 27 Maggio (3 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione del diagramma delle classi riguardante la prima iterazione.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 28 Maggio (7 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Realizzazione dei diagrammi di sequenza dei casi d'uso della prima iterazione.
 \item Implementazione fittizia per la valutazione delle soluzioni elaborate.
 \item Risoluzione problemi riguardanti JBoss e tool relativi.
 \item Preconfigurazione di JBoss per le macchine del laboratorio.
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 29 Maggio (4 ore)}:%56
\begin{itemize}
 \item Fine seconda fase.
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della prima iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 1 Giugno (4 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Lettura documentazione sulla persistenza in JBoss e Hibernate + prove sul campo
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 3 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Lettura documentazione sulla persistenza in JBoss e Hibernate + prove sul campo
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 4 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione uc1: registrazione
 \item Settaggio parametri per la persistenza in JBoss
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 5 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione uc1: registrazione
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 8 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Lettura documentazione e settaggio delle annotazioni per far gestire ad Hibernate le relazioni tra entit\`a 
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 9 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione UC4: ordini
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 10 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione UC5 : conferma ordine
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 11 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Valutazione e controllo scadenze
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 12 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Studiato come fosse possibile far mandare delle post alle session bean. Implementato la soluzione
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 15 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 16 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione. 
 \item Risoluzione problemi riguardanti JBoss e il clustering.
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 17 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 18 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della seconda iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 19 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Valutazione e controllo scadenze
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 22 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 23 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 24 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Implementazione e testing delle classi riguardanti i casi d'uso della terza iterazione.
 \item Risoluzione problemi riguardanti JBoss e il clustering.
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 25 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Valutazione e controllo scadenze
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 26 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Schieramento del progetto sul cluster e test singolo. 
 \item Documentazione personale.
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 29 Giugno (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione.
\end{itemize}

\paragraph{Marted\`i 30 Giugno (8 ore)}:%164
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Mercoled\`i 1 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Gioved\`i 2 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Venerd\`i 3 Luglio (8 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Test singoli e di gruppo. 
 \item Documentazione. 
\end{itemize}

\paragraph{Domenica 5 Luglio (4 ore)}:
\begin{itemize}
 \item Controllo Documentazione
\end{itemize}

\paragraph{Luned\`i 6 Luglio (4 ore)}:%32
\begin{itemize}
 \item Ultimo controllo documentazione del progetto.
\end{itemize}
%284-1.75 MM